NOTES : VERIFICATION DES TRAVAUX POUR PRE-DEMARRAGE

GAZ : CONTRACTEUR DE GAZ PAS FINI LES RACCORDEMENT DE LIGNE A 
GAZ ET IL LUI RESTE A FAIRE DES REPARATIONS SUR UN DES 
VAPORISATEUR.

ELECTRIQUE : L'INSPECTION ESA EST COMPLETER, IL RESTE QUELQUES 
BRANCHEMENTS ELECTRIQUES A COMPLETER ENTRE LE BRULEUR ET 
PANNEAU DU SECHOIR, ELECTRICIEN EST AUSSI EN TRAIN DE TRAVAILLER 
LES BRANCHEMENTS DANS LE PANNEAU EZ CONTROLE.
****
MANQUE LE SUIVANT COURRIEL ENVOYER A FGAUTHIER
-CONTACTEUR POUR ELEVATEUR
-CONTACTEUR POUR WET BIN.
-DRYER MASTER
-SONDE HTL
-ADAPTEUR POUR AIRSWITCH
-CAPTEUR ROTATION ELEVATEUR
-COMPRESSEUR.