NOTES : 
MANQUE 100 PATTES DE PLANCHER ET PLAQUE A TRANSITION POUR SILO 54
4 GARS 7H FINIR PLANCHER TOP DRY (FABRIQUE PLAQUE POUR BOITIER GRAINFLOW)
2 GARS 3H INSTALLER 6 PRISE DAIR SUR CONIQUE 24’

PAT DESLONGCHAMPS + DANIEL CREVIER TERMINE SUR CHANTIER MIDI
ALEXANDRE LABELLE MALADE


OLIVIER ( BENOIT ), PAT ET DAN AUTO PERSO
TOUS PARTI DE ST ANNE TOUS RETOUR ST ANNE
PIECES : 


VEHICULES : 
TRAILER FERMER [FRANK.P];CARAVAN [FKY4113];ACURA MDX [FFT8195];VEHICULE PERSO

