- INSTALLER DEUX TRUSS KIT SUR LE TUYAU DU VERSALOOP,
- INSTALLER LE TUYAU SUR LE SILO BROCK 18 SECTIONS DU CLIENT,
- INSTALLER LE TUYAU DU CONIQUE DE SHIPPING QUI EST SUR LA 
STRUCTURE,
- INSTALLER LE TUYAU DU VERSALOOP, INSTALLER LE TUYAU SUR LE 
CONVOYEUR DE TOIT. 1 GARS TOUTE LA 
JOURNEE A COUPER LES CONTOURS DES 20 COUDES HD POUR POUVOIR 
INSTALLER LES TUYAUX D ELEVATEUR.
- INSTALLER LES CABLES ELEVATEURS QUI ETAIENT DEMANCHES ET 
AJUSTEMENTS DES CABLES DE L\'ELEVATEUR DU CLIENT (DEMANCHES DU 
AU TRAVAUX SUR TUYAUX) 

- COMMENCER A ENLEVER LA VIS SOUS LE VIEUX CONIQUE QU IL FAUT 
ENLEVER CAR SERA REMPLACE PAR UN NOUVEAU- 1 HRE X 2 HOMMES
=======================
ISA : 

6 H X 11.75 HRES @ $64

45 MINUTE LE MATIN A LA SHOP POUR CHARGER LE TRAILER